文 化 信 息

(5)

天津市文化广播影视局办公室          2011年2月21日

天津市公共电子阅览室建设试点工作

扎实推进

为进一步完善公共文化服务，创新服务手段，更好地满足信息时代人民群众日益增长的精神文化需求，文化部决定在“十二五”期间组织实施“公共电子阅览室建设计划”，用五年时间基本完成公共电子阅览室建设任务。天津作为全国9个试点省市之一，积极贯彻全国公共电子阅览室建设试点工作会议精神，精心组织，科学谋划，在文化共享工程工作突出、网络条件好的和平区、北辰区、静海县三个区县开展了“公共电子阅览室建设”试点工作，目前此项工作进展顺利。

一是制度先行，精心研究制定试点工作方案。市文广局对“公共电子阅览室建设”试点工作高度重视，召开专题会议进行安排部署，明确责任目标，落实配套措施。在深入调研、广泛听取基层意见的基础上，本着科学规划网络布局，合理配置设施设备的要求，制定下发了《天津市公共电子阅览室建设试点方案》，确保试点工作落到实处。以《试点方案》为指导，各试点区县积极推进本区域内公共电子阅览室建设工作的实施，并相继制定了本区县的试点方案，修订完善了公共电子阅览室建设标准和管理制度，为试点工作全面启动奠定了坚实基础。

二是落实经费，确保试点工作做好做实。为保证试点工作顺利推进，各试点区县积极筹措资金，争取财政支持。经过努力沟通协商，和平区政府、北辰区政府已将本区试点工作列为今年全区重点工作，纳入区财政预算，静海县也将落实解决经费问题作为重中之重，积极筹措，妥善解决。同时，市文广局也积极争取市财政支持，尽可能为各试点区县提供一定的资金扶持。通过多方共同努力，目前试点工作所需经费已基本落实，为下一步工作顺利开展提供了有力保障。

三是各级联动，多部门合力共推试点工作。本次试点工作时间紧、要求高、涉及面广，各试点单位注重加强与有关单位和部门的联系，发挥合力，共建共享。有关区县分别组织召开区县政府、文广局、信息化办、图书馆、街乡镇政府等多部门参加的协调联络会，深入强调试点建设工作的目的意义、工作职责、建设标准、方法步骤，进一步明确职责分工，为试点工作的有序开展创造了良好条件。

四是精心谋划，科学合理开展试点工作。此项工作启动以来，试点单位深入基层，调查研究，组织专业部门指导乡镇村街按照方案要求和公共电子阅览室标准进行科学选址。同时，通过调查摸底，具体落实电子阅览室所需设备和人员情况。目前三个试点区县已基本完成全部站点的选址工作，并进一步整理完善了所需设备和人员清单。下一步将按照文化部要求陆续完成设备购置、调试安装、人员培训、试运行等各项工作，预计到今年上半年试点公共电子阅览室的建设工作将基本完成。

（局社会文化处供稿）