天津市开展文物调查及数据库管理

系统建设的实施方案

根据国家文物局《关于全面推进文物调查及数据库管理系统建设项目的通知》（文物博函〔2008〕1347号）精神，天津市文物局拟定在全市文博系统全面开展文物调查及数据库管理系统建设（文物调查项目）的实施方案如下：

一、目标与任务

（一）目标

1.2010年8月底前按照国家文物局下达的文物采集量努力完成我市文物系统国有文物系统收藏单位收藏的馆藏珍贵文物的数据采集工作，其中一级文物数据报国家文物局数据中心审核入库，二三级文物数据报国家文物局数据中心备案。

2.2010年4月底前全市各级国有文物收藏单位完成数据采集工作，报天津市文物数据信息中心汇总。

（二）任务

1.根据国家文物局下达的文物采集指标数，完成我市已定级馆藏珍贵文物 43227 件/套，其中，馆藏一级文物 969 件/套。

2.结合我市实际情况，逐级做好文物数据采集等的培训工作。

二、组织管理

（一）成立由市文物局主管领导为组长，由文物处、计财处及各相关博物馆领导参加的全市文博信息化工作领导小组；各参与单位分别成立相应领导小组，加强统一领导。领导小组下设办公室，负责协调各有关方面开展工作。

（二）以天津博物馆信息中心为技术平台，成立“天津市文物数据信息中心”，统一负责该项目实施过程中的业务管理和技术指导工作。

（三）由天津博物馆信息中心组织有关专家和技术人员，制定既符合该项目工作标准要求、又符合天津实际的文物调查及数据采集工作方案。

（四）设立专职数据质量监管员，由天津博物馆指派，实施开展本市文物数据质量监管工作。

（五）由天津市文物数据信息中心组织有关人员，制定我市开展“文物调查及数据库管理系统建设”项目工作的有关制度、规范、成果认定方式和奖惩办法，并在工作过程中不断加以完善。

三、范围内容

项目实施范围：文物系统国有文物收藏单位，包括：天津博物馆、周恩来邓颖超纪念馆、平津战役纪念馆、天津自然博物馆、天津戏剧博物馆等。

工作内容：设备采购、人员培训、数据采集、数据审核、数据汇总、数据报送等。

四、工作原则

（一）边采集、边审核、边报送、边应用。项目建设坚持数据采集、审核、报送、应用同步进行，加快项目工作进度，实现项目审核关口前移，确保数据的真实性、有效性、完整性。

（二）区别缓急、先点后面。先开展文物数量比较集中的天津博物馆、天津自然博物馆等的数据采集工作，在总结相关实践的基础上，在帮助配合其他国有文物收藏单位的完成其馆藏文物数据采集工作。

（三）规范采集，保证质量。按照《馆藏文物影像拍摄规范》、《馆藏文物著录规范》等标准规范要求，严格采集工作的操作规范，保证馆藏文物图片、文字的真实性、可靠性、完整性。

（四）分级审核，强化监管。采集单位自审，最后经由天津市文物数据信息中心审核后报国家文物数据中心终审、备案。同时，我局将加强对采集单位自审工作的监管。

（五）及时汇总，定期报送。我局将及时汇总各采集单位的数据信息，并每三个月向国家文物局数据中心报送一次。

（六）加强管理，确保安全。我局加强采集工作各个环节的管理，严格操作程序，各采集单位要强化文物的安全意识，落实责任，确保采集文物安全。

五、计划步骤

（一）启动阶段（今年四月底以前）：争取完成我市项目建设工作实施方案、组织开展人员培训等工作。

（二）实施阶段一（2009年5月-2010年4月）：完成我市各文物收藏单位的文物数据信息的采集、审核、报送工作，汇总到天津博物馆，由其负责整理归档。

（三）实施阶段二（2010年5月-2010年8月）：天津市文物数据信息中心进行最终的抽查审核，报国家文物局。

（四）总结阶段（2010 年9月）：完成我市项目建设的工作总结，并于2010年9月报送中国文物信息咨询中心。

（五）验收阶段（2010年10月－2010年11月）

接受中国文物信息咨询中心验收。